Khu kinh tế Bình Định

https://kkt.binhdinh.gov.vn

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Thực hiện đồng thời thủ tục về môi trường và thủ tục về xây dựng

Sở Xây dựng đã ban hành hướng dẫn các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện thủ tục môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu về thủ tục môi trường (đặc biệt đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Bình Định), Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư cần chủ động tổ chức thực hiện thủ tục về môi trường đồng thời với việc lập dự án đầu tư xây dựng hoặc ngay khi có đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được phê duyệt (đối với dự án phải lập quy hoạch) để làm căn cứ cho công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng cho biết, hiện nay thời gian thẩm định các dự án đầu tư xây dựng đã rút ngắn còn 20 ngày (dự án nhóm B) và không quá 15 ngày (dự án nhóm C). Trong khi đó, thời gian giải quyết thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là 50 ngày. Điều này đồng nghĩa, thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ dài hơn thời gian thẩm định dự án từ 30 - 35 ngày, chủ đầu tư nộp thẩm định cùng lúc báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định dự án như hiện nay sẽ dẫn đến chồng chéo, khó thực hiện.
 

Nguồn tin: Theo MAI HOÀNG, Báo Bình Định::

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây