Khu kinh tế Bình Định

https://kkt.binhdinh.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác GPMB Dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định

- Ngày 5.6, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (đầu tiên bên trái) nghe các đơn vị chức năng báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ Dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: N. HÂN
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban GPMB tỉnh cho biết: Nhờ sự phối hợp khá chặt chẽ, đồng bộ giữa chủ đầu tư với các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương, đến nay, tiến độ GPMB thực hiện dự án được đẩy nhanh. Ban GPMB tỉnh đã bàn giao mặt bằng hơn 1.189 ha đất thuộc phạm vi dự án (trong đó đất thực hiện khu công nghiệp hơn 928 ha; đất thực hiện 4 khu tái định cư - dân cư hơn 260 ha). Sau khi được bàn giao đất, Công ty CP Becamex Bình Định đang tập trung thi công kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số ít hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và hỗ trợ, chưa giao trả mặt bằng theo các phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB chung của dự án.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (đầu tiên bên trái) nghe đơn vị chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định báo cáo tiến độ thi công hạ tầng tại khu công nghiệp. Ảnh: N. HÂN
 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (đầu tiên bên phải) nghe lãnh đạo UBND huyện Vân Canh báo cáo tiến độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: N. HÂN
Tại buổi làm việc, đơn vị chủ đầu tư hạ tầng kiến nghị tỉnh tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, sớm di dời các tổ chức, cá nhân còn tồn tại trong vùng triển khai dự án.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng, tiến độ triển khai thực hiện Dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định trong thời gian gần đây có nhanh hơn trước. UBND tỉnh biểu dương chủ đầu tư là Công ty CP Becamex Bình Định cùng Ban GPMB tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp tốt với địa phương trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê, chi trả tiền bồi thường cho dân, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án.
Tuy vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng so với yêu cầu thu hút đầu tư của tỉnh, tiến độ GPMB cần được đẩy nhanh hơn nữa. Yêu cầu các cấp, các ngành hữu quan khẩn trương tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc, không để kéo dài.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: N. HÂN
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban GPMB tỉnh và UBND huyện Vân Canh nhanh chóng xác định diện tích đất, cây trồng, vật kiến trúc của các hộ dân, DN nằm trong phạm vi dự án cần phải đền bù, GPMB; trực tiếp gặp gỡ và vận động từng hộ gia đình, DN nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng, không để dây dưa, kéo dài.
Thi công hạ tầng Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: N. HÂN
Đồng chí yêu cầu công tác đền bù, GPMB phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân và DN. UBND huyện Vân Canh nhanh chóng xác định địa điểm, diện tích đất tại các địa điểm phù hợp để bàn giao cho DN trong vùng ảnh hưởng của dự án di dời xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị để ổn định sản xuất, kinh doanh. Yêu cầu Công ty CP Becamex Bình Định đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các khu tái định cư, đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp.
 

Nguồn tin: Theo Nguyễn Hân, Báo Bình Định:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây