KCN ĐÔ THỊ BECAMEX BÌNH ĐỊNH ĐANG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

KCN - Đô thị Becamex (PK7, KKT) có diện tích là 1.425,5 ha, đến nay đã cơ bản thực hiện xong công tác GPMB, BQL KKT đã chuyển giao cho Cty CP Becamex Bình Định là 1.174,3 ha. Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật của KCN và các khu tái định cư cũng được tích cực triển khai, cụ thể như sau:
 
Khu công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 7)
1. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Becamex Bình Định 
- Diện tích của dự án là 1.000 ha, BQL KKT đã lập thủ tục tạm bàn giao cho Cty CP Becamex Bình Định là 970,9 ha (đã cấp GCN QSDĐ). Đối với phần diện tích 30,77 ha còn lại đang được Ban GPMB tỉnh, UBND huyện Vân Canh, Cty CP Becamex và BQL KKT xem xét giải quyết các tồn tại liên quan, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao nhà đầu tư sớm trước 30/9/2023. 
Tập trung thi công Tuyến đường chính N có lộ giới 32,5m KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định 

Công tác xây dựng hạ tầng đã cơ bản hoàn thành cho giai đoạn 1 (200ha), đáp ứng cho nhà đầu tư vào thuê đất và hạ tầng để triển khai dự án như : Cty KUZ Việt Nam, đã thuê 20ha, đang hoàn thành giai đoạn1 (12ha), chuẩn bị khánh thành và chạy vận hành thử trong tháng 9/2023 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất đầu năm 2024; một số nhà đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc, Hà Lan, Đức) đã ký hợp đồng nguyên tắc với chủ đầu tư KCN (khoảng 50ha), dự kiến sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2024.
STT Nội dung ĐVT  Khối lượng   
Theo hợp đồng Lũy kế đến 01/8/2023 Tỷ lệ
A KHU CÔNG NGHIỆP        
1  - Đường giao thông ( nền đá) mét       12,442         8,516 68.45%
2  - Thảm nhựa m2       23,902        23,902 100.00%
3  - Bó vỉa mét       12,905          9,143 70.85%
4  - Vỉa hè m2         1,050             507 48.33%
5  - San nền lô m3  3,199,342   2,272,713 71.04%
6  - Thoát nước mưa mét       22,500        12,786 56.83%
7  - Thoát nước thải mét       16,385          9,542 58.24%
8  - Cấp nước mét         3,645          3,645 100.00%
9  - Kênh mương mét         1,494             701 46.94%
10  - Cống ngang cái              14               14 100.00%
11  - Cây xanh cây         1,895          1,194 63.01%
12  - Hạ tầng chờ viễn thông mét       16,125          8,661 53.71%
13  - Gia cố suối Đất Sét mét       11,000          3,198 29.07%
15  - Hệ thống chiếu sáng trụ/mét 41 /2186m  0 trụ/ 2103m  

2. 04 Dự án Khu tái định cư – dân cư 
- Các khu TĐC – DC Hiệp Vinh 1A và 2A, Hiệp Vinh 1B và Tân Vinh có tổng diện diện tích là 374ha, đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư 272,59ha, phần còn lại (91,41ha) đang tiếp tục thúc đẩy hoàn thành trước 30/9/2023.
Công tác xây dựng hạ tầng cho các khu tái định – dân cư cũng đang được quan tâm khẩn trương tại khu TĐC-DC Hiệp Vinh 1A và 1 B, tại khu Hiệp Vinh 1A đã có 228 lô sẵn sàng để giao cho người dân di dời đến xây dựng nhà ở, đến nay đã giao 95 lô đất cho các hộ dân, có 45 hộ đang triển khai xây dựng nhà ở.
Về nhà ở để cho công nhân thuê, đến nay đã hoàn thành 65 căn, đang triển khai xây dựng thêm 72 căn để phục vụ kịp thời công nhân của các nhà máy đầu tiên chuẩn bị đi vào hoạt động.
B KHU TĐC-DC HIỆP VINH 1A        
1  - Đường giao thông (nền đá) mét       12,328        10,717 86.93%
2  - Thảm nhựa m2       60,982        25,815 42.33%
3  - Bó vỉa mét       18,598          8,392 45.12%
4  - Vỉa hè m2       42,972        26,384 61.40%
5  - Thoát nước mưa mét       21,678        15,038 69.37%
6  - Thoát nước thải mét       16,301        11,496 70.52%
7  - San nền lô m3     919,925      675,611 73.44%
8  - Cây xanh cây         1,890          1,582 83.70%
9  - Cống ngang cái                8                 8 100.00%
10  - Kênh mương mét         1,976          1,976 100.00%
11  - Cấp nước 0         6,596          6,596 100.00%
C TĐC-DC HIỆP VINH 1B                            
1  - Đường giao thông (nền đá) mét         7,320          7,246 98.99%
2  - Thảm nhựa m2       19,829        19,829 100.00%
3  - Bó vỉa mét       13,303          3,559 26.76%
4  - Vỉa hè m2       45,859                       0.00%
5  - Thoát nước mưa mét       12,134        10,117 83.38%
6  - Thoát nước thải mét       10,474          9,018 86.10%
7  - Cống ngang cái                3                 3 100.00%
8  - San lấp nền lô m3     393,979      362,026 91.89%
9  - Cây xanh cây         1,166             377 32.33%

Đánh giá chung, công tác Giải phóng mặt bằng được bắt đầu triển khai 3/2021, nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của chủ đầu tư, cùng sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan, đến nay công tác này đã cơ bản hoàn thành trong thời gian ngắn (2,5 năm), đồng thời công tác xây dựng HTKT cho KCN và các khu TĐC – DC, đã được chủ đầu tư triển khai nhanh chóng và có trách nhiệm cao, với yêu cầu kỹ thuật cao và hoàn thành đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tốt của các nhà đầu tư khi lựa chọn đầu tư vào KCN Becamex.

Hiện nay chủ đầu tư KCN đang tích cực đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, đồng thời xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, bài viết tin tưởng trong giai đoạn tới (3–5năm), KCN Becamex và các khu TĐC – DC Hiệp Vinh 1A và 1B sẽ hình thành rõ nét, khang trang và hiện đại, làm động lực cho xã Canh Vinh phát triển mạnh, góp phần cho khu vực lân cận phát triển năng động và bền vững.  
 

Tác giả bài viết: PVH