Triển khai nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Nhơn Hội năm 2022

Sáng ngày  30/12/2021, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã làm việc với Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Chủ trì cuộc họp đồng chí Phan Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, cùng tham gia có đại điện Lãnh đạo các phòng chức năng liên quan thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. 
Đồng chí Phan Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với Ban QLDA và GPMB Khu Kinh tế về triển khai nhiệm vụ năm 2022
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vĩnh Sang - Giám đốc Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế đã mạnh dạn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2021 đã đạt nhiều kết quả rất khích lệ, tập thể công chức, viên chức và người lao động đã cố gắng nổ lực thực hiện nhiệm vụ được giao trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai 14 dự án trong Khu kinh tế theo Kế hoạch công tác trọng tâm (10 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và 04 dự án mới), cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Công trình thu và trạm bơm nước thô - Dự án Hệ thống cấp nước KKT Nhơn Hội Nhà (1,56ha), Khu dịch vụ thương mại 04 thuộc Khu đô thị của ngõ Cát Tiến (4,84ha); Khu dịch vụ thương mại 03 (diện tích 3,46ha còn 02 hộ với diện tích 3.396,6m2 đã có Quyết định cưỡng chế), Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort (48,59ha); lập và trình duyệt 05 phương án với tổng giá trị là 15,835 tỷ đồng cho 43 hộ gia đình và 02 tổ chức bị ảnh hưởng, chi trả bồi thường 39,12 tỷ đồng cho các dự án trong Khu Kinh tế Nhơn Hội. Phối hợp xử lý các trường hợp còn tồn tại thuộc các dự án: Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục KKT đến Khu tâm linh Chùa Linh Phong; Quần thể du lịch, lịch sử sinh thái và tâm linh khu vực chùa Linh Phong; Khu tái định cư Nhơn Phước gđ 1để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án; Đã tiếp nhận và giải quyết 32/32 đơn kiến nghị, khiếu nại của hộ dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật các công trình cũng đạt tiến độ đề ra,  hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn giám sát thi và triển khai thi công xây lắp trên hiện trường các công trình: Tuyến đường liên khu vực kết nối từ tuyến đường đi Nhơn Lý đến khu lõi đô thị (ước tính khối lượng đạt 85%); Tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài từ Km0+00 đến Vịnh Mai Hương (ước tính khối lượng đạt 70%); Tuyến đường vành đai Khu đô thị du lịch sinh thái (ước tính khối lượng đạt trên 85%). Khởi công xây dựng mới công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ven Đầm Mai Hương (từ KDL Hải Giang đến nút giao với đường N1); Khu TĐC Vĩnh Hội; Sửa chữa, nâng cấp Khu TĐC Cát Tiến 1; Trụ sở làm việc BQL KKT tỉnh Bình Định. Tổng số tiền đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã được ngân sách bố trí (134,811 tỷ đồng), giải ngân thêm 25 tỷ đồng được bố trí thêm (vượt kế hoạch). 
Tổ chức nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng các công trình Tuyến đường trung tâm lõi đô thị và HTKT Phân khu số 5, số 8 (thuộc Khu đô thị DLST Nhơn Hội); Tuyến đường ra Cảng Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Dự án HTKT Phân khu 5 (Khu đô thị DLST Nhơn Hội), Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục KKT đến Chùa Linh Phong, thu ngân sách số tiền 350 tỷ đồng.

 Thực hiện ký kết 09 hợp đồng xử lý nước thải với các doanh nghiệp đi vào hoạt động, nâng số doanh nghiệp tại Khu kinh tế Nhơn Hội đã ký hợp đồng xử lý nước thải là 20 doanh nghiệp,  năm 2021 thu phí xử lý nước thải được 1,033 tỷ đồng.      
Bên cạnh những kết quả đạt được thì nhìn chung công tác bồi thường GPMB còn chậm, một số công trình do ảnh hưởng việc vướng công tác GPMB như Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục KKT đến khu tâm linh chùa Linh Phong, Khu tái định cư Cát Tiến (khu 2), Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc dẫn đến chậm thi công hoàn thành toàn bộ công trình để nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng. Công tác phối hợp trong việc lập thủ tục đầu tư các công trình Sửa chữa nâng cấp Khu tái định cư Cát Tiến (khu 1) và Sửa chữa nâng cấp tuyến đường Nhơn Hải - Nhơn Hội còn chậm triển khai thi công công trình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được và ghi nhận những thành tích của Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế đã góp phần vào thành tích chung của Ban Quản lý Khu kinh tế, công tác GPMB đã có nhiều tiến bộ, cố gắng khắc phục nhưng kết quả chưa đạt được hiệu quả cao do nhiều yếu tố khách quan trong năm 2021. Đồng chí Phan Viết Hùng cũng chia sẽ, nhiệm vụ năm 2022 Ban Quản lý Khu kinh tế phải hoàn thành rất nhiều công trình/dự án mới tại Khu kinh tế Nhơn Hội để triển khai thi công và bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư thi công dự án như: Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội; Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại; Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội,....Đồng chí Phó trưởng Ban nhấn mạnh, toàn tập thể đơn vị phải tập trung dồn lực triển khai nhiệm vụ bồi thường GPMB; đẩy nhanh công tác lập, báo cáo Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư KKT để trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ các dự án đảm bảo Kế hoạch đề ra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục thi công chuyển tiếp các công trình theo hợp đồng thi công xây lắp với tiến độ hoàn thành trong năm 2022, gồm: Tuyến đường liên khu vực kết nối từ tuyến đường đi Nhơn Lý đến khu lõi đô thị; Tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài từ Km0+00 đến Vịnh Mai Hương; Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội; Sửa chữa nâng cấp Khu TĐC Cát Tiến (Khu 1),….
Đồng chí Phan Viết Hùng trao Quyết định Giám đốc Ban QLDA và GPMB Khu kinh tế cho ông Hồ Việt Ngữ
Đồng chí Phan Viết Hùng trao Quyết định Giám đốc Ban QLDA và GPMB Khu kinh tế cho ông Hồ Việt Ngữ

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế kêu gọi toàn thể CBVC nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, cầu thị, nhận diện rõ những khiếm khuyết để khắc phục nhằm đạt hiệu quả công việc cao. Ban Giám đốc cần quan tâm, chú trọng đến công tác lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, trong công tác tài chính cần quan tâm đến chế độ chính sách cho CBVC. Toàn thể CBVC Ban QLDA và GPMB Khu kinh tế đoàn kết, đồng lòng quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022./.
 

Tác giả bài viết: Văn Thị Diễm Phượng