Khu kinh tế Bình Định

https://kkt.binhdinh.gov.vn

Triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Chiều ngày 24/5/2021, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế, đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý Khu kinh tế được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý hạ tầng Khu kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm năm 2021.
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2021
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vĩnh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB và xây dựng hạ tầng tại Khu kinh tế Nhơn Hội trong 5 tháng đầu năm 2021. Theo Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành, đối với công tác bồi thường, GPMB từ đầu năm đến nay đã triển khai 13 dự án tại Khu kinh tế, trong đó có 10 dự án chuyển tiếp từ năm 2020, 03 dự án đang triển khai các thủ tục để thực hiện công tác GPMB là Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội Khu nghỉ dưỡng, an dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng quốc tế Hồng Đức và Khu tái định cư Vĩnh Hội; công tác lập, trình duyệt phương án bồi thường, GPMB tại một số dự án như Khu vui chơi giải trí Tini Dream – Đầm Thị Nại; Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1, tuyến du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến còn chậm do công tác xác nhận nguồn gốc đất của chính quyền địa phương chưa đáp ứng kịp thời. 
Ngày 11 512021,03 09 hộ dân thuộc dự án Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong tháo dỡ, di dời giao trả mặt bằng

Ngày 11/5/2021,03/09 hộ dân thuộc dự án Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong tháo dỡ, di dời giao trả mặt bằng. 

Công tác giải quyết vướng tại các dự án đều không đạt tiến độ của Ban Quản lý Khu kinh tế đề ra, tại Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục KKT đến Khu tâm linh chùa Linh Phong công tác vận động 09 hộ còn lại di dời cũng gặp nhiều khó khăn, đến nay mới vận động chi trả bồi thường và tháo dỡ nhà giao trả mặt bằng được 03/09 hộ; 01 hộ đã đăng ký nhận tiền nhưng chưa chi trả. Đơn vị đang báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc đối với 05 còn lại theo kết luận của Hội đồng bồi thường Khu kinh tế.  
Triển khai lập các thủ tục đầu tư để thực hiện sửa chữa nâng cấp Khu TĐC Cát Tiến (Khu 1), nâng cấp tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải (đoạn từ Khu du lịch Hải Giang đến nút giao với đường N1) và Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội. Tập trung thi công các công trình Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc, Tuyến đường ra Cảng Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, Tuyến đường vành đai phía Đông Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Đường trục Khu kinh tế nối dài từ Km+00 đến Vịnh Mai Hương, Tuyến đường liên khu vực kết nối từ tuyến đường đi Nhơn Lý đến khu lõi đô thị.
Ghi nhận những nổ lực, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ viên chức, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phan Viết Hùng đánh giá cao kết quả GPMB đạt được tại một số dự án như Đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực, Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort; công tác thi công công trình đã đôn đốc kiểm tra các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, nhưng nhìn chung công tác GPMB còn chậm, kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng của Lãnh đạo Ban và UBND tỉnh. Đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo trong thời gian tới cần triển khai quyết liệt công tác lập trình duyệt phương án bồi thường, GPMB; bám sát phối hợp sâu sát để đôn đốc công tác xác nhận nguồn gốc đất của địa phương; công tác chỉ đạo điều hành cần kịp thời, tranh thủ cơ hội để nhờ sự tác động của UBND Tỉnh nhằm tháo gỡ những vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ GPMB; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình, kiểm tra hồ sơ không để sai sót xảy ra. Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế cần xây dựng các phương án, giải pháp cho các tình huống có thể xảy ra để có biện pháp xử lý kịp thời; rà soát tiến độ, khối lượng công việc từng dự án để điều phối nhân lực hợp lý, phù hợp. Và trên tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cán bộ viên chức cần phải làm việc với cả sự cống hiến, nhiệt tình, cầu thị để đem lại hiệu quả cao, hoàn thành mục tiêu của Ban Quản lý Khu kinh tế đề ra./. 
 

Tác giả bài viết: Văn Thị Diễm Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây