Khu kinh tế Bình Định

https://kkt.binhdinh.gov.vn

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 20/10/2022, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã làm việc với Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì cuộc họp, cùng tham gia có các Phó Trưởng Ban và Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế.  
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022
Tại buổi làm việc, ông Hồ Việt Ngữ - Giám đốc Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2022, theo đó tập thể Ban đã nổ lực, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo Kế hoạch trong tâm năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế. Đối với nhiệm vụ bồi thường, GPMB đã triển khai 13 dự án theo Kế hoạch công tác trọng tâm và xử lý các tồn tại 09 dự án chuyển tiếp từ năm 2021, trong đó tập trung lập và trình phê duyệt 08 phương án với tổng giá trị phê duyệt là 28,628 tỷ đồng cho 192 lượt hộ gia đình và 02 lượt tổ chức, đã tổ chức chi trả bồi thường với số tiền 25,089 tỷ đồng tại các dự án: Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội, Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội Phần diện tích 96,85ha (giai đoạn 1), Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1, tuyến du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến,….Tập trung đề xuất giải quyết vướng mắc tại các dự án Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục KKT đến Khu tâm linh chùa Linh Phong, Quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong. Thực hiện rà soát quỹ đất, hạ tầng khu tái định cư để trình điều chỉnh quy hoạch phân lô tái định cư Khu tái định cư Cát Tiến (mới) khu 02 phục vụ công tác bố trí tái định cư các dự án GPMB trên địa bàn thị trấn Cát Tiến và xã Cát Hải. 

Đối với nhiệm vụ đầu tư xây dựng và quản lý các dự án trong Khu kinh tế, khẩn trương thi công các công trình theo đúng tiến độ hợp đồng: Công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT.639 (tuyến Nhơn Hội - Tam Quan) đoạn Km0+450 - Km5+00, Công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải (đoạn từ KDL Hải Giang đến nút giao với đường N1), Tuyến đường trục KKT nối dài từ Km0+00 đến vịnh Mai Hương, Sửa chữa nâng cấp Khu TĐC Cát Tiến (Khu 2), Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội. Thực hiện bàn giao các công trình đã hoàn thành: Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục KKT đến Khu tâm linh chùa Linh Phong, Khu TĐC Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc Sửa chữa nâng cấp Khu TĐC Cát Tiến (khu 1). Triển khai thi công công trình đầu tư mới: Sửa chữa nâng cấp tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải (đoạn từ Bãi Rỗi đến trạm bơm tăng áp Nhơn Hội). Đồng thời, triển khai thi công duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Nhơn Hội (đợt 2, đợt 3) năm 2022.
Vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội để xử lý nước thải của 23 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn KKT Nhơn Hội đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra Đầm Thị Nại.
  


Đồng chí Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Đặng Vĩnh Sơn phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh những kết quả đạt được thì nhìn chung công tác bồi thường GPMB còn chậm, hầu hết các dự án đều không hoàn thành theo tiến độ đề ra, một số công trình do vướng công tác GPMB như Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội dẫn đến chậm thi công hoàn thành toàn bộ công trình để nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng. Nguyên nhân, do công tác xác nhận nguồn gốc đất phục vụ bồi thường GPMB của chính quyền địa phương chậm dù đơn vị thường xuyên đôn đốc nhưng vẫn không có kết quả; công tác giải quyết vướng mắc của các cấp chính quyền chưa kịp thời, đồng thời chính sách bồi thường chưa đáp ứng đúng thực tế nguyện vọng của người dân nên phát sinh việc người dân không đồng thuận, không hợp tác và khiếu nại kéo dài. Một số dự án/công trình phải thực hiện biện pháp bảo vệ thi công để chuyển giao mặt bằng triển khai thi công dự án. 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được trong thời gian qua, triển khai nhiều dự án, công tác GPMB đã có nhiều chuyển biến, cố gắng tháo gỡ vướng mắc tuy nhiên phải nhìn nhận là chúng ta chưa làm hết sức, chưa tìm hết mọi cách để thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian từ đây đến cuối năm, cần thực hiện một công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể làm cơ sở triển khai thực hiện công tác GPMB đến cuối năm 2022, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó dự án Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội và dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội - phần diện tích 96,85ha (giai đoạn 1) là các dự án trọng điểm hiện nay nhẳm đáp ứng mặt bằng sạch để Nhà đầu tư đẩy mạnh triển khai dự án. Trên cơ sở Quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, thống nhất để cùng thực hiện Kế hoạch trên, đồng thời gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, duy trì từng bước thực hiện, chủ động triển khai và tìm hướng đi mới làm cho bằng được.

- Công tác tuyên truyền, vận động phải thực hiện trên nhiều mặt, nhiều phương diện: pháp luật, chính sách, tình cảm, xác định nhân thân, tín ngưỡng, nhiều trường hợp cần phải phối hợp với người thân có uy tín để thực hiện vận động. Đối với những trường hợp cần phải vận dụng, hỗ trợ thêm thì cần vận dụng nhiều cách để thực hiện và tránh tạo ra việc so bì trong dân.

- Đối với những dự án mới như Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại, Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, các Phó Trưởng Ban phụ trách làm việc với các Nhà đầu tư cam kết triển khai thực hiện dự án để tạo lòng tin trong Nhân dân.  
 

Tác giả bài viết: Văn Hòa - Diễm Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây